row-wmz7.gwtf.bqt4
type: hjnn-ya5d
row ID: row-wmz7.gwtf.bqt4
member: hjnn-ya5d
anno: 2024
descrizione: Riqualificazione Parco di villa Polenghi
progettista: SZSTUDIO Arch. Stefano Zanni
direttore lavori: SZSTUDIO Arch. Stefano Zanni
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 350000
importo aggiudicato: 232300.32.00
data aggiudicazione: 12/09/2024
ditta aggiudicataria: SELVA MERCURIO S.r.l.
data inizio lavori: 25/03/2025

row-3bjm-vc5j-5rzy
type: hjnn-ya5d
row ID: row-3bjm-vc5j-5rzy
member: hjnn-ya5d
anno: 2024
descrizione: Efficientamento energetico scuola S.Biagio
progettista: Ing. Elena Calvi
direttore lavori: Ing. Elena Calvi
fonte finanziamento: Contributo Ministeriale
importo complessivo impegnato: 90000
importo aggiudicato: 53317.38.00
data aggiudicazione: 17/06/2024
ditta aggiudicataria: DOLCINI COOP.
data inizio lavori: 03/09/2024
variante 1 importo: 15455.58.00
data collaudo: 14/02/2025
costo finale lavori: 68772.56.00
totale complessivo: 83902.52.00
tempo previsto: 51
tempo effettivo: 50
costo totale unitario: 68772.56.00

row-h3yf~zr47-hcad
type: hjnn-ya5d
row ID: row-h3yf~zr47-hcad
member: hjnn-ya5d
anno: 2024
descrizione: Finanza di progetto IP - Lotto 3
progettista: SIMET SRL
direttore lavori: PI Enrico Taino
fonte finanziamento: Privata
importo complessivo impegnato: 2234647.07.00
importo aggiudicato: 2232433.36.00
data aggiudicazione: 04/01/2024
ditta aggiudicataria: SIMET SRL
data inizio lavori: 02/07/2024
tempo previsto: 330

row-g2fc.8mpm-8iyc
type: hjnn-ya5d
row ID: row-g2fc.8mpm-8iyc
member: hjnn-ya5d
anno: 2024
descrizione: Finanza di progetto IP - Lotto 2
progettista: SIMET SRL
direttore lavori: PI Enrico Taino
fonte finanziamento: Privata
importo complessivo impegnato: 2234647.07.00
importo aggiudicato: 2232433.36.00
data aggiudicazione: 04/01/2024
ditta aggiudicataria: SIMET SRL
data inizio lavori: 02/07/2024
tempo previsto: 330

row-qwys~na4i-jp45
type: hjnn-ya5d
row ID: row-qwys~na4i-jp45
member: hjnn-ya5d
anno: 2024
descrizione: Finanza di progetto IP - Lotto 1
progettista: SIMET SRL
direttore lavori: PI Enrico Taino
fonte finanziamento: Privata
importo complessivo impegnato: 2234647.07.00
importo aggiudicato: 2232433.36.00
data aggiudicazione: 04/01/2024
ditta aggiudicataria: SIMET SRL
data inizio lavori: 02/07/2024
tempo previsto: 330

row-ivte.p392~9hn5
type: hjnn-ya5d
row ID: row-ivte.p392~9hn5
member: hjnn-ya5d
anno: 2024
descrizione: Lavori di realizzazione Polo Culturale all'interno dell'Ex Ospedale Soave
progettista: Ing.Arch.Pietro Cerutti
direttore lavori: Ing.Arch.Pietro Cerutti
fonte finanziamento: Contributo Regionale
importo complessivo impegnato: 500000
importo aggiudicato: 292901.33.00
data aggiudicazione: 07/08/2024
ditta aggiudicataria: IMPERIAL S.r.l.
data inizio lavori: 18/10/2024
variante 1 importo: 1470.44.00
costo finale lavori: 294371.37.00
tempo previsto: 150

row-nmr6~w9md.66jr
type: hjnn-ya5d
row ID: row-nmr6~w9md.66jr
member: hjnn-ya5d
anno: 2023
descrizione: Lavori di Riqualificazione Ex Scuderie - lotto 2
progettista: Arch. Andrea Rinoldi
direttore lavori: Arch. Andrea Rinoldi
fonte finanziamento: Contributo Provinciale-Comune
importo complessivo impegnato: 253000
importo aggiudicato: 202312.34.00
data aggiudicazione: 22/12/2023
ditta aggiudicataria: C.E.I.S. S.r.l.
data inizio lavori: 24/01/2024
variante 1 importo: 52214.36.00
costo finale lavori: 254525.9
tempo previsto: 240

row-fbuc msce~tcsz
type: hjnn-ya5d
row ID: row-fbuc_msce~tcsz
member: hjnn-ya5d
anno: 2023
descrizione: Lavori di Riqualificazione Ex Scuderie - lotto 1
progettista: Arch. Andrea Rinoldi
direttore lavori: Arch. Andrea Rinoldi
fonte finanziamento: Contributo Regionale-Comune
importo complessivo impegnato: 272000
importo aggiudicato: 219666.04.00
data aggiudicazione: 08/11/2023
ditta aggiudicataria: Sverzellati Cesare Emilio S.r.l.
data inizio lavori: 24/01/2023
variante 1 importo: 26422.25.00
data collaudo: 01/04/2025
costo finale lavori: 246088.29.00
totale complessivo: 270697.08.00
tempo previsto: 150
tempo effettivo: 150
costo totale unitario: 246088.29.00

row-dbjj.8sne z896
type: hjnn-ya5d
row ID: row-dbjj.8sne_z896
member: hjnn-ya5d
anno: 2023
descrizione: Lavori di messa in sicurezza intersezione stradale mediante realizzazione di rotatoria innesto via Varalli ex Sp. 234 Frazione Maiocca
progettista: Arch. Andrea Rinoldi
direttore lavori: Arch. Andrea Rinoldi - Pizzighettone (CR)
fonte finanziamento: Contributo Regionale
importo complessivo impegnato: 400000
importo aggiudicato: 256318.8
data aggiudicazione: 21/08/2023
ditta aggiudicataria: Cesari Srl
data inizio lavori: 15/11/2023
variante 1 importo: -2502.49.00
data collaudo: 07/01/2025
costo finale lavori: 253816.31.00
totale complessivo: 279198.34.00
tempo previsto: 148
tempo effettivo: 148
costo totale unitario: 253816.31.00

row-aaww-4n2n wyxt
type: hjnn-ya5d
row ID: row-aaww-4n2n_wyxt
member: hjnn-ya5d
anno: 2023
descrizione: Lavori di efficientamento energeticodi alcune scuole cittadine - anno 2023
progettista: Geom. Massimo Maris
direttore lavori: Geom. Massimo Maris
fonte finanziamento: Contributo Ministero PNRR
importo complessivo impegnato: 90000
importo aggiudicato: 73200
data aggiudicazione: 23/06/2023
ditta aggiudicataria: Farm-Led for Breeding S.r.l.
data inizio lavori: 18/07/2023
data collaudo: 02/10/2023
costo finale lavori: 73200
totale complessivo: 89304
tempo previsto: 45
tempo effettivo: 44
costo totale unitario: 73200

row-zaf5~dqd2.ct28
type: hjnn-ya5d
row ID: row-zaf5~dqd2.ct28
member: hjnn-ya5d
anno: 2023
descrizione: Lavori di Riqualificazione Padiglione Bovini presso Quartiere Fieristico
progettista: BBA ENGINEERING S.r.l.
direttore lavori: Ing. Roberto Barbieri - Piacenza
fonte finanziamento: Contributo Regionale-Bilancio-Cariplo
importo complessivo impegnato: 2792000
importo aggiudicato: 1898107.36.00
data aggiudicazione: 09/04/2024
ditta aggiudicataria: I.E.F. LEONARDO
data inizio lavori: 15/07/2024
tempo previsto: 240

row-kqte.czsn kqus
type: hjnn-ya5d
row ID: row-kqte.czsn_kqus
member: hjnn-ya5d
anno: 2023
descrizione: Lavori di sistemazione area esterna Quartiere Fieristico
progettista: BBA ENGINEERING S.r.l.
direttore lavori: Ing. Roberto Barbieri - Piacenza
fonte finanziamento: Contributo Ministero PNRR-Bilancio Comunale
importo complessivo impegnato: 645000
importo aggiudicato: 440723.35.00
data aggiudicazione: 29/09/2023
ditta aggiudicataria: Aetisol S.n.c.
data inizio lavori: 21/12/2023
variante 1 importo: 65941.11.00
costo finale lavori: 506664.06.00
totale complessivo: 557330.47.00
tempo previsto: 180

row-xpsg wht2-rn57
type: hjnn-ya5d
row ID: row-xpsg_wht2-rn57
member: hjnn-ya5d
anno: 2023
descrizione: Lavori Padiglione polo fieristico viale Medaglie D’Oro realizzazione nuovo padiglione espositivo
progettista: BBA ENGINEERING S.r.l.
direttore lavori: Ing. Roberto Barbieri - Piacenza
fonte finanziamento: Contributo Ministero PNRR-Bilancio Comunale
importo complessivo impegnato: 1017000
importo aggiudicato: 646886.45.00
data aggiudicazione: 13/07/2023
ditta aggiudicataria: Marino Costruzioni S.r.l.
data inizio lavori: 07/02/2024
data collaudo: 27/01/2025
costo finale lavori: 664845.31.00
totale complessivo: 811111.28.00
tempo previsto: 210
costo totale unitario: 664845.31.00

row-fcd3.5fy8-jfwm
type: hjnn-ya5d
row ID: row-fcd3.5fy8-jfwm
member: hjnn-ya5d
anno: 2023
descrizione: Lavori di Parcheggio a servizio del Quartiere Fieristico in viale Merdaglie D'Oro realizzazione area a parcheggio
progettista: BBA ENGINEERING S.r.l.
direttore lavori: Ing. Roberto Barbieri - Piacenza
fonte finanziamento: Contributo Ministero PNRR-Bilancio Comunale
importo complessivo impegnato: 1200000
importo aggiudicato: 945952.15.00
data aggiudicazione: 28/04/2023
ditta aggiudicataria: Società Cooperativa Muratori La Solidarietà
data inizio lavori: 28/06/2023
variante 1 importo: 39388.24.00
issued: 2023-03-11T00:00:00
costo finale lavori: 985340.39.00
tempo previsto: 210

row-j533.8ip3 z958
type: hjnn-ya5d
row ID: row-j533.8ip3_z958
member: hjnn-ya5d
anno: 2023
descrizione: Accordo quadro immobili
progettista: Arch. Antonino Ceruti
direttore lavori: Arch. Antonino Ceruti
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 157467.11.00
importo aggiudicato: 129071.4
data aggiudicazione: 05/07/2023
ditta aggiudicataria: AEFFE COSTRUZIONI S.A.S. - Zorlesco (LO)
data inizio lavori: 06/07/2023
variante 1 importo: 20050
data collaudo: 24/12/2024
costo finale lavori: 149121.4
totale complessivo: 181928.11.00
tempo previsto: 510
tempo effettivo: 497
costo totale unitario: 149121.4

row-tigm-3ej7-fmq9
type: hjnn-ya5d
row ID: row-tigm-3ej7-fmq9
member: hjnn-ya5d
anno: 2022
descrizione: Lavori di Riqualificazione Quartiere Fieristico Palazzina Vezzulli e Padiglione Ex Ape in viale Medaglie D’oro. 1
progettista: BBA ENGINEERING S.r.l.
direttore lavori: Ing. Roberto Barbieri - Piacenza
fonte finanziamento: Contributo Ministero PNRR-Bilancio Comunale
importo complessivo impegnato: 1670207.59.00
importo aggiudicato: 1209858.59.00
data aggiudicazione: 12/09/2022
ditta aggiudicataria: Impredima S.r.l.
data inizio lavori: 05/12/2022
variante 1 importo: 488109.18.00
data collaudo: 07/04/2025
costo finale lavori: 1716740.18.00
totale complessivo: 1888414.16.00
tempo previsto: 420
tempo effettivo: 420
costo totale unitario: 1716740.18.00

row-zu9p-ymw2~at47
type: hjnn-ya5d
row ID: row-zu9p-ymw2~at47
member: hjnn-ya5d
anno: 2022
descrizione: Lavori di Riqualificazione padiglione B presso il Quartiere Fieristico di Codogno
progettista: BBA ENGINEERING S.r.l.
direttore lavori: Ing. Roberto Barbieri - Piacenza
fonte finanziamento: Contributo CARIPLO
importo complessivo impegnato: 617069.18.00
importo aggiudicato: 503731.25.00
data aggiudicazione: 16/09/2022
ditta aggiudicataria: Sa.Gi Costruzioni di Sapienza Giuseppe e C. Sas
data inizio lavori: 05/12/2022
variante 1 importo: -46064.6
variante 2 importo: 74748.29.00
issued: 2024-09-04T00:00:00
data collaudo: 18/09/2024
costo finale lavori: 532414.53.00
spese: 84655.05.00
totale complessivo: 617069.18.00
tempo previsto: 240
tempo effettivo: 240
costo totale unitario: 532414.53.00
unita misura: a corpo

row-82yy.qny2~fze2
type: hjnn-ya5d
row ID: row-82yy.qny2~fze2
member: hjnn-ya5d
anno: 2022
descrizione: Lavori di realizzazione Nuova Palazzina servizi presso il Quartiere Fieristico di Codogno
progettista: BBA ENGINEERING S.r.l.
direttore lavori: Ing. Roberto Barbieri - Piacenza
fonte finanziamento: Contributo CARIPLO
importo complessivo impegnato: 743024.26.00
importo aggiudicato: 559302.35.00
data aggiudicazione: 21/09/2022
ditta aggiudicataria: Edil Rosa di Rosa Vincenzo - Terranova dei Passerini (LO)
data inizio lavori: 05/12/2022
variante 1 importo: -34782.14.00
variante 2 importo: 110005.55.00
data collaudo: 20/06/2024
costo finale lavori: 640556.16.00
spese: 102467.7
totale complessivo: 743024.26.00
tempo previsto: 240
tempo effettivo: 240
costo totale unitario: 640556.16.00
unita misura: a corpo

row-4ed8-49vf.g3jb
type: hjnn-ya5d
row ID: row-4ed8-49vf.g3jb
member: hjnn-ya5d
anno: 2022
descrizione: Efficientamento enegetico di alcune scuole cittadine e di parte dell'impianto di illluminazione del campo sportivo San Biagio
progettista: Geom. Massimo Maris
direttore lavori: Geom. Masimo Maris
fonte finanziamento: Contributo Ministero PNRR
importo complessivo impegnato: 135000
importo aggiudicato: 110000
data aggiudicazione: 27/04/2022
ditta aggiudicataria: SOLUX S.r.l.
data inizio lavori: 05/05/2022
data collaudo: 20/12/2022
costo finale lavori: 110000
spese: 24200
totale complessivo: 134200
tempo previsto: 45
tempo effettivo: 44
unita misura: mq

row-kwgh.iwdf~4wgb
type: hjnn-ya5d
row ID: row-kwgh.iwdf~4wgb
member: hjnn-ya5d
anno: 2022
descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi cittadini per abbattimento barriere archiettoniche - lotto 1 del 2022
progettista: Ing. Danile Coppi
direttore lavori: Ing. Elena Calvi - Codogno (LO)
fonte finanziamento: Contributo Ministero PNRR
importo complessivo impegnato: 135000
importo aggiudicato: 113371.5
data aggiudicazione: 02/05/2022
ditta aggiudicataria: AA S.r.l. - Codogno (LO)
data inizio lavori: 09/05/2022
variante 1 importo: 3356.02.00
data collaudo: 23/11/2022
costo finale lavori: 116727.52.00
spese: 18272.48.00
totale complessivo: 135000
tempo previsto: 70
tempo effettivo: 109
unita misura: mq

row-7v8w~bavh.fuzx
type: hjnn-ya5d
row ID: row-7v8w~bavh.fuzx
member: hjnn-ya5d
anno: 2022
descrizione: Lavori di adeguamento norme di sicurezza prevenzione incendi biblioteca comunale
progettista: Ing. Giovanni Rossi
direttore lavori: Ing. Giovanni Rossi - Codogno (LO)
fonte finanziamento: Regione
importo complessivo impegnato: 140000
importo aggiudicato: 106308.01.00
data aggiudicazione: 09/08/2021
ditta aggiudicataria: IMPREDIMA S.r.l. (PC)
data inizio lavori: 15/07/2022
variante 1 importo: 8076.31.00
data collaudo: 07/11/2022
costo finale lavori: 114383.52.00
spese: 25205.07.00
totale complessivo: 139588.59.00
tempo previsto: 120
tempo effettivo: 103
unita misura: mq.

row-sjxq.5pje~3u3t
type: hjnn-ya5d
row ID: row-sjxq.5pje~3u3t
member: hjnn-ya5d
anno: 2022
descrizione: Lavori di Rimozione lastre in amianto e rifacimento copertura dei fabbricati costituenti il magazzino comunale
progettista: Geom. Andrea Bosoni
direttore lavori: Geom. Andrea Bosoni - Codogno (LO)
fonte finanziamento: Regione
importo complessivo impegnato: 250000
importo aggiudicato: 163636.1
data aggiudicazione: 31/01/2022
ditta aggiudicataria: KL S.r.l. - Redavalle (PV)
data inizio lavori: 07/03/2022
data collaudo: 01/06/2022
costo finale lavori: 163636.1
spese: 38370.36.00
totale complessivo: 202006.46.00
tempo previsto: 84
tempo effettivo: 44
costo totale unitario: 110.00.00
unita misura: mq.

row-e5yx j3ep-unu8
type: hjnn-ya5d
row ID: row-e5yx_j3ep-unu8
member: hjnn-ya5d
anno: 2021
descrizione: Lavori di adeguamento aule per favorire attività didattica in presenza anno scolastico 2021-2022
progettista: Arch. Antonino Ceruti
direttore lavori: Geom. Massimo Maris
fonte finanziamento: Contributo Ministeriale
importo complessivo impegnato: 180000
importo aggiudicato: 134500
data aggiudicazione: 19/10/2021
ditta aggiudicataria: CENTRUFFICIO S.r.l. (PC)
data inizio lavori: 25/10/2021
data collaudo: 07/03/2022
costo finale lavori: 134500
spese: 34094.1
totale complessivo: 168594.1
tempo previsto: 60
tempo effettivo: 59
unita misura: mq.

row-be4a~axwh yx7d
type: hjnn-ya5d
row ID: row-be4a~axwh_yx7d
member: hjnn-ya5d
anno: 2020
descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria cimitero cittadino
progettista: Ing. Ernesto Toselli
direttore lavori: Ing. Ernesto Toselli
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 250000
importo aggiudicato: 144998.37.00
data aggiudicazione: 21/04/2020
ditta aggiudicataria: SELVA MERCURIO S.r.l. - Como
data inizio lavori: 30/07/2020
variante 1 importo: 14441.39.00
data collaudo: 28/03/2022
costo finale lavori: 159439.36.00
spese: 63748.18.00
totale complessivo: 223187.14.00
tempo previsto: 111
tempo effettivo: 111
unita misura: mq.

row-rtew.5ncp przp
type: hjnn-ya5d
row ID: row-rtew.5ncp_przp
member: hjnn-ya5d
anno: 2020
descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria copertura scuola Media Zoncada Ognissanti
progettista: Arch. Riccardo Macchioni - Codogno (LO)
direttore lavori: Arch. Riccardo Macchioni - Codogno (LO)
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 180000
importo aggiudicato: 103925.31.00
data aggiudicazione: 19/02/2019
ditta aggiudicataria: Edil Rosa di Rosa Vincenzo - Terranova dei Passerini (LO)
data inizio lavori: 22/06/2020
issued: 2020-11-09T00:00:00
data collaudo: 30/04/2021
costo finale lavori: 103925.31.00
spese: 43742.37.00
totale complessivo: 147667.28.00
tempo previsto: 60
tempo effettivo: 56

row-ys54~iaw3~rsv2
type: hjnn-ya5d
row ID: row-ys54~iaw3~rsv2
member: hjnn-ya5d
anno: 2020
descrizione: Lavori di Riqualificazione del Parco delle Rimembranze – Riqualificazione vialetti del Parco di Piazza Cairoli
progettista: Arch Alessandra Brizzolari - Arch. Ing. Pietro Cerutti
direttore lavori: Arch Alessandra Brizzolari - Arch. Ing. Pietro Cerutti
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 195000
importo aggiudicato: 115738.8
data aggiudicazione: 21/01/2020
ditta aggiudicataria: Gervasi Mario S.r.l. – Codogno (LO)
data inizio lavori: 19/06/2020
variante 1 importo: 32314.2
data collaudo: 04/11/2020
costo finale lavori: 148053
spese: 46662.39.00
totale complessivo: 194715.39.00
tempo previsto: 60
tempo effettivo: 60
unita misura: mq.

row-72s5 rcxc-q8yw
type: hjnn-ya5d
row ID: row-72s5_rcxc-q8yw
member: hjnn-ya5d
anno: 2020
descrizione: Lavori di Riqualificazione illuminotecnica del mercato coperto e del monumento ai caduti in Piazza Cairoli
progettista: Arch. Emanuele Stefanoni - Ing. Lorenzo Nicolini
direttore lavori: Arch. Emanuele Stefanoni - Ing. Lorenzo Nicolini
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 110000
importo aggiudicato: 49912.37.00
data aggiudicazione: 10/01/2020
ditta aggiudicataria: SANGREGORIO S.r.l. - San Martino in Strada (LO)
data inizio lavori: 15/06/2020
variante 1 importo: 14424.08.00
data collaudo: 24/03/2021
costo finale lavori: 64336.05.00
spese: 40633.54.00
totale complessivo: 104969.59.00
tempo previsto: 21
tempo effettivo: 18
unita misura: mq.

row-eqxg-h36q.gc9j
type: hjnn-ya5d
row ID: row-eqxg-h36q.gc9j
member: hjnn-ya5d
anno: 2020
descrizione: Lavori di riqualificazione funzionale Palazzo Municipale lotto 2
progettista: Ing. Arch. Pietro Ceruti - Codogno (LO)
direttore lavori: Arch. Stefano Bernardelli - Codogno (LO)
fonte finanziamento: Regione
importo complessivo impegnato: 487700
importo aggiudicato: 266256.4
data aggiudicazione: 20/11/2020
ditta aggiudicataria: SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - Firenze
data inizio lavori: 30/11/2020
variante 1 importo: 52871.39.00
data collaudo: 16/04/2022
costo finale lavori: 320791.27.00
spese: 142686.11.00
totale complessivo: 463477.38.00
tempo previsto: 150
tempo effettivo: 284
unita misura: mq.

row-dsu4 k6qf 96fm
type: hjnn-ya5d
row ID: row-dsu4_k6qf_96fm
member: hjnn-ya5d
anno: 2019
descrizione: Lavori di realizzazione impianto di illuminazione del campo da calcio F.lli Molinari e nuovo impianto fotovoltaico
progettista: Studio Tecnico Ingegneri Associati Palma e Pernechele - Novara (NO)
direttore lavori: Ing. Alessandro Palma
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 304762.1
importo aggiudicato: 188774.06.00
data aggiudicazione: 10/10/2019
ditta aggiudicataria: SANGREGORIO S.r.l. - San Martino in Strada (LO)
data inizio lavori: 25/10/2019
variante 1 importo: 51070.58.00
data collaudo: 25/01/2021
costo finale lavori: 239844.24.00
spese: 64796.01.00
totale complessivo: 304640.25.00
tempo previsto: 60
tempo effettivo: 60
unita misura: mq.

row-9ynq~j4k7-tx9e
type: hjnn-ya5d
row ID: row-9ynq~j4k7-tx9e
member: hjnn-ya5d
anno: 2019
descrizione: Lavori di rifacimento pista d’atletica a sei corsie presso l’impianto sportivo F.lli Molinari
progettista: Studio Associato Geom. Facchini Stefano e Premoli Giuliano - Codogno (LO)
direttore lavori: Geom. Facchini e Premoli - Codogno (LO)
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 375000
importo aggiudicato: 252815.28.00
data aggiudicazione: 22/05/2019
ditta aggiudicataria: POLYTAN GMBH - Burgheim (GERMANIA )
data inizio lavori: 10/09/2019
variante 1 importo: 43912.46.00
variante 2 importo: 138209.17.00
issued: 2021-12-01T00:00:00
data collaudo: 29/04/2021
costo finale lavori: 434936.51.00
spese: 74656.48.00
totale complessivo: 509593.39.00
tempo previsto: 70
tempo effettivo: 70

row-95xe 7evr.55et
type: hjnn-ya5d
row ID: row-95xe_7evr.55et
member: hjnn-ya5d
anno: 2019
descrizione: Lavori di realizzazione nuovi spogliatoi a servizio di tutte le attività dell’impianto sportivo F.lli Molinari
progettista: Ing. Lorenzo Nicolini - Codogno (LO)
direttore lavori: Ing. Lorenzo Nicolini - Codogno (LO)
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 220000
importo aggiudicato: 124862.16.00
data aggiudicazione: 22/05/2019
ditta aggiudicataria: HINELSY Sr.l. - San Michele di Serino (AV)
data inizio lavori: 30/09/2019
variante 1 importo: 39760.06.00
issued: 2021-11-04T00:00:00
data collaudo: 11/05/2021
costo finale lavori: 164622.22.00
spese: 59677.21.00
totale complessivo: 224299.03.00
tempo previsto: 180
tempo effettivo: 149
unita misura: mq

row-dmpa cmay-bnsv
type: hjnn-ya5d
row ID: row-dmpa_cmay-bnsv
member: hjnn-ya5d
anno: 2019
descrizione: Lavori di realizzazione nuovi campi polivalenti presso impianto sportivo Molinari
progettista: G.B. & PARTNERS S.r.l. Società unipersonale - Codogno (LO)
direttore lavori: Geom. Gianpiero Bianchi
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 450000
importo aggiudicato: 280838.16.00
data aggiudicazione: 02/05/2019
ditta aggiudicataria: LUCON SPORT S.r.l. unipersonale - Arona (NO)
data inizio lavori: 23/07/2019
variante 1 importo: 59064.29.00
data collaudo: 30/08/2021
costo finale lavori: 369538.32.00
spese: 89773.28.00
totale complessivo: 459311.2
tempo previsto: 105
tempo effettivo: 104

row-ct6v-mbpu.rhjr
type: hjnn-ya5d
row ID: row-ct6v-mbpu.rhjr
member: hjnn-ya5d
anno: 2019
descrizione: Lavori sul Palazzetto dello Sport adeguamento alla prevenzione incendi abbattimento BA miglioramento accessi e servizi eff. Energetico
progettista: SACEE S.r.l
direttore lavori: Ing. Silvio Carini capogruppo - Gropparello (PC)
fonte finanziamento: Comune - Regione
importo complessivo impegnato: 1005000
importo aggiudicato: 607146.39.00
data aggiudicazione: 08/10/2019
ditta aggiudicataria: IMPREDIMA S.r.l. - Piacenza
data inizio lavori: 24/10/2019
variante 1 importo: 156316.48.00
variante 2 importo: 111516.16.00
data collaudo: 08/04/2021
costo finale lavori: 874979.04.00
spese: 265021.36.00
totale complessivo: 1140000
tempo previsto: 355
tempo effettivo: 343

row-a55w~pmkc xhuj
type: hjnn-ya5d
row ID: row-a55w~pmkc_xhuj
member: hjnn-ya5d
anno: 2019
descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria manti stradali anno 2018 – lotto 2
progettista: Geom. Silvano Palazzina
direttore lavori: Geom. Silvano Palazzina
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 990000
importo aggiudicato: 600269.16.00
data aggiudicazione: 02/05/2019
ditta aggiudicataria: P.A. Costruzioni Generali S.r.l. - Minturno (LT)
data inizio lavori: 16/09/2019
variante 1 importo: 31506.22.00
data collaudo: 12/04/2021
costo finale lavori: 631774.58.00
spese: 163425.07.00
totale complessivo: 795200.05.00
tempo previsto: 150
tempo effettivo: 149
unita misura: mq.

row-trp2-zq82.mvbp
type: hjnn-ya5d
row ID: row-trp2-zq82.mvbp
member: hjnn-ya5d
anno: 2019
descrizione: Lavori di Sostituzione serramenti Scuola Media Zoncada Ognissanti
progettista: Arch. Antonino Ceruti
direttore lavori: Arch. Vinicio Portioli
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 100000
importo aggiudicato: 69783.14.00
data aggiudicazione: 09/04/2019
ditta aggiudicataria: SER METAL di Veschi Mario Emilio & C. S.n.c. - Codogno (LO)
data inizio lavori: 29/04/2019
variante 1 importo: 2529.37.00
issued: 2019-03-07T00:00:00
data collaudo: 02/10/2019
costo finale lavori: 72312.11.00
spese: 17516.08.00
totale complessivo: 89828.19.00
tempo previsto: 45
tempo effettivo: 45
costo totale unitario: 1522.50.00
unita misura: cad.

row-xh8s~rfsc w7cg
type: hjnn-ya5d
row ID: row-xh8s~rfsc_w7cg
member: hjnn-ya5d
anno: 2019
descrizione: Lavori di realizzazione rotatoria intersezione via R. Ferrari viale Volta
progettista: ERREGI S.r.l. - Società di Ingegneria
direttore lavori: Ing. Giovanni Rossi
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 180000
importo aggiudicato: 99745.53.00
data aggiudicazione: 08/04/2019
ditta aggiudicataria: De Carli Andrea S.r.l. - Capralba (CR)
data inizio lavori: 02/07/2019
variante 1 importo: 14502.16.00
tempo previsto: 60

row-rryi.qysw h55d
type: hjnn-ya5d
row ID: row-rryi.qysw_h55d
member: hjnn-ya5d
anno: 2019
descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi cittadini e percorsi ciclopedonali
progettista: Arch. Antonino Ceruti
direttore lavori: Geom. Silvano Palazzina
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 150000
importo aggiudicato: 89691.22.00
data aggiudicazione: 08/04/2019
ditta aggiudicataria: Tecno GI Strade S.r.l. - Grandate (CO)
data inizio lavori: 11/06/2019
tempo previsto: 60

row-kya2.vdfp.jgpn
type: hjnn-ya5d
row ID: row-kya2.vdfp.jgpn
member: hjnn-ya5d
anno: 2018
descrizione: Realizzazione basamento per posa stemma in bronzo presso il parco di Piazza Cairoli
progettista: Arch. Antonino Ceruti
direttore lavori: Arch. Antonino Ceruti
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 5185
importo aggiudicato: 4250
data aggiudicazione: 10/12/2018
ditta aggiudicataria: La Perla Marmi e Coperture - Corno Giovine (LO)
data inizio lavori: 14/02/2019
costo finale lavori: 4250
spese: 935
totale complessivo: 5185
tempo previsto: 7
tempo effettivo: 7

row-j8gu-xkvf fzqu
type: hjnn-ya5d
row ID: row-j8gu-xkvf_fzqu
member: hjnn-ya5d
anno: 2018
descrizione: Lavori di Riqualificazione Funzionale Palazzo Municipale
progettista: Ing. Arch. Pietro Cerutti
direttore lavori: Arch. Stefano Bernardelli
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 475000
importo aggiudicato: 249176.22.00
data aggiudicazione: 17/10/2018
ditta aggiudicataria: ARTEDIL di Campenni’ Rocco & C. S.r.l. - Villa D’Adda (BG)
data inizio lavori: 21/11/2018
variante 1 importo: 24681.9
data collaudo: 28/09/2019
costo finale lavori: 273858.12.00
spese: 126312.59.00
totale complessivo: 400170.31.00
tempo previsto: 150
tempo effettivo: 188
costo totale unitario: 955.00.00
unita misura: mq.

row-gw7m~s56b.cj65
type: hjnn-ya5d
row ID: row-gw7m~s56b.cj65
member: hjnn-ya5d
anno: 2018
descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria manti stradali anno 2018
progettista: Geom. Silvano Palazzina
direttore lavori: Arch. Antonino Ceruti
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 200000
importo aggiudicato: 121375.8
data aggiudicazione: 16/10/2018
ditta aggiudicataria: Gini Giuseppe S.p.A. - Grandate (CO)
data inizio lavori: 20/02/2019
variante 1 importo: 17806.37.00
tempo previsto: 45

row-67e9~dv7t.da89
type: hjnn-ya5d
row ID: row-67e9~dv7t.da89
member: hjnn-ya5d
anno: 2018
descrizione: Installazione insegna pubblicitaria lungo la SP. 126 indicante le ditte che hanno concorso alla realizzazione del sistema di videosorveglianza presso il quartiere Mirandolina
progettista: Arch. Antonino Ceruti
direttore lavori: Arch. Antonino Ceruti
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 5978
importo aggiudicato: 4899
data aggiudicazione: 01/10/2018
ditta aggiudicataria: MINIMALS S.r.l. - Cornegliano Laudense (LO)
costo finale lavori: 4900
spese: 1078
totale complessivo: 5978
tempo previsto: 5

row-g5rx rgaz.fgdy
type: hjnn-ya5d
row ID: row-g5rx_rgaz.fgdy
member: hjnn-ya5d
anno: 2017
descrizione: Adeguamento norme di sicurezza Asilo Nido
progettista: Ing. Marco Rebizzi - Ing. Ugo Utica
direttore lavori: Ing. Ugo Utica
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 82612.54.00
importo aggiudicato: 67715.2
data aggiudicazione: 22/12/2017
ditta aggiudicataria: Nuova System S.r.l. - Seregno (MB)
data inizio lavori: 26/03/2018
data collaudo: 22/11/2018
costo finale lavori: 67715.2
spese: 41760.46.00
totale complessivo: 109476.06.00
tempo previsto: 90
tempo effettivo: 76

row-p75b pysf.nsz6
type: hjnn-ya5d
row ID: row-p75b_pysf.nsz6
member: hjnn-ya5d
anno: 2017
descrizione: Videosorveglianza quartiere Mirandolina - Lotto 2
progettista: Ing. Ugo Utica
direttore lavori: Ing. Ugo Utica
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 45750
importo aggiudicato: 37500
data aggiudicazione: 20/12/2017
ditta aggiudicataria: HGT S.r.l. - Saronno (VA)
data inizio lavori: 22/01/2018
variante 1 importo: 7295.47.00
data collaudo: 24/05/2018
costo finale lavori: 44795.47.00
spese: 19800.36.00
totale complessivo: 64596.23.00
tempo previsto: 60
tempo effettivo: 51

row-hx2y~aftf 5n85
type: hjnn-ya5d
row ID: row-hx2y~aftf_5n85
member: hjnn-ya5d
anno: 2017
descrizione: Riqualificazione del Parco di Piazza Cairoli
progettista: Arch. Antonino Ceruti
direttore lavori: Arch. Antonino Ceruti
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 20808
importo aggiudicato: 16350
data aggiudicazione: 31/10/2017
ditta aggiudicataria: Gervasi Mario S.r.l. – Codogno (LO)
data inizio lavori: 02/11/2017
variante 1 importo: 573.21.00
issued: 2017-11-11T00:00:00
costo finale lavori: 16923.21.00
spese: 3723.11.00
totale complessivo: 20646.32.00
tempo previsto: 10

row-ttnm.qajf~d3fd
type: hjnn-ya5d
row ID: row-ttnm.qajf~d3fd
member: hjnn-ya5d
anno: 2017
descrizione: Manutenzione straordinaria manti stradali - anno 2017 - Lotto 2
progettista: Arch. Antonino Ceruti
direttore lavori: Geom. Silvano Palazzina
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 71523.19.00
importo aggiudicato: 58625.24.00
data aggiudicazione: 22/09/2017
ditta aggiudicataria: Gini Giuseppe S.p.A. - Grandate (CO)
data inizio lavori: 06/10/2017
variante 1 importo: 2243.37.00
data collaudo: 16/11/2018
costo finale lavori: 61879.41.00
spese: 15230.9
totale complessivo: 77110.31.00
tempo previsto: 30
tempo effettivo: 27
costo totale unitario: 14.47
unita misura: mq.

row-pkby-p3wq.tq5h
type: hjnn-ya5d
row ID: row-pkby-p3wq.tq5h
member: hjnn-ya5d
anno: 2017
descrizione: Manutenzione straordinaria manti stradali - anno 2017 - Lotto 1
progettista: Geom. Silvano Palazzina
direttore lavori: Geom. Silvano Palazzina
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 97326.01.00
importo aggiudicato: 79775.09.00
data aggiudicazione: 19/09/2017
ditta aggiudicataria: Suardi S.p.A. - Predore (BG)
data inizio lavori: 05/10/2017
data collaudo: 18/12/2017
costo finale lavori: 79775.09.00
spese: 19865.02.00
totale complessivo: 99640.11.00
tempo previsto: 40
tempo effettivo: 23
costo totale unitario: 8.01
unita misura: mq.

row-ddxf.gugp 526h
type: hjnn-ya5d
row ID: row-ddxf.gugp_526h
member: hjnn-ya5d
anno: 2016
descrizione: Opere di manutenzione strade e piazze collegamento viale Resistenza – via Collodi
progettista: Arch. Paola Dansi
direttore lavori: Geom. Silvano Palazzina
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 145165.22.00
importo aggiudicato: 131968.38.00
data aggiudicazione: 15/05/2017
ditta aggiudicataria: Gini Giuseppe S.p.A. - Grandate (CO)
data inizio lavori: 28/08/2017
variante 1 importo: 6675.23.00
issued: 2018-01-06T00:00:00
data collaudo: 14/11/2018
costo finale lavori: 138644.01.00
spese: 17556.15.00
totale complessivo: 156200.16.00
tempo previsto: 60
tempo effettivo: 67
costo totale unitario: 51.33.00
unita misura: mq.

row-w967.huhp~jvy3
type: hjnn-ya5d
row ID: row-w967.huhp~jvy3
member: hjnn-ya5d
anno: 2016
descrizione: Manutenzione straordinaria strade e verde pubblico presso le frazioni Maiocca e Triulza
progettista: Arch. Paola Dansi
direttore lavori: Geom. Silvano Palazzina
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 50000
importo aggiudicato: 25948.43.00
data aggiudicazione: 08/05/2017
ditta aggiudicataria: GEOS Consorzio Imprese Riunite - Lodi
data inizio lavori: 28/07/2017
data collaudo: 14/09/2017
costo finale lavori: 25948.43.00
spese: 5709.05.00
totale complessivo: 31657.08.00
tempo previsto: 30
tempo effettivo: 27

row-bz8g~q47s-gikp
type: hjnn-ya5d
row ID: row-bz8g~q47s-gikp
member: hjnn-ya5d
anno: 2016
descrizione: Interventi per la videosorveglianza cittadina
progettista: Ing. Ugo Utica
direttore lavori: Ing. Ugo Utica
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 99500
importo aggiudicato: 55572.37.00
data aggiudicazione: 08/05/2017
ditta aggiudicataria: Sistec S.r.l. - Molfetta (BA)
data inizio lavori: 05/09/2017
variante 1 importo: 2774.46.00
data collaudo: 06/12/2017
costo finale lavori: 58346.43.00
spese: 19651
totale complessivo: 77997.43.00
tempo previsto: 60
tempo effettivo: 60

row-vw5f-62iy.w5p3
type: hjnn-ya5d
row ID: row-vw5f-62iy.w5p3
member: hjnn-ya5d
anno: 2016
descrizione: Messa a norma degli impianti quartiere fieristico
progettista: Ing. Lino Girometta
direttore lavori: Ing. Lino Girometta
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 130000
importo aggiudicato: 81070.31.00
data aggiudicazione: 17/02/2017
ditta aggiudicataria: Astra Sistemi Antincendio S.r.l. - Sedriano (MI)
data inizio lavori: 13/06/2017
data collaudo: 28/08/2017
costo finale lavori: 81070.31.00
spese: 37023.44.00
totale complessivo: 118093.35.00
tempo previsto: 45
tempo effettivo: 45

row-bqcd~9b3r~suus
type: hjnn-ya5d
row ID: row-bqcd~9b3r~suus
member: hjnn-ya5d
anno: 2015
descrizione: Manutenzione straordinaria marciapiedi cittadini
progettista: Arch. Antonino Ceruti
direttore lavori: Arch. Antonino Ceruti
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 150000
importo aggiudicato: 61551.24.00
data aggiudicazione: 18/02/2016
ditta aggiudicataria: Cesari S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)
data inizio lavori: 18/05/2016
data collaudo: 10/05/2017
costo finale lavori: 67673
spese: 22234.42.00
totale complessivo: 89907.42.00
tempo previsto: 60
tempo effettivo: 60
costo totale unitario: 58.16.00
unita misura: mq.

row-rtar.uurs-4dpj
type: hjnn-ya5d
row ID: row-rtar.uurs-4dpj
member: hjnn-ya5d
anno: 2015
descrizione: Manutenzione straordinaria strade cittadine - accesso parcheggio centro sportivo San Biagio
progettista: Arch. Paola Dansi
direttore lavori: Geom. Silvano Palazzina
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 100000
importo aggiudicato: 49190.24.00
data aggiudicazione: 22/02/2016
ditta aggiudicataria: Cesari S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)
data inizio lavori: 29/09/2016
issued: 2016-07-11T00:00:00
data collaudo: 05/06/2017
costo finale lavori: 49945.36.00
spese: 12626.02.00
totale complessivo: 62570.58.00
tempo previsto: 40
tempo effettivo: 40
costo totale unitario: 16.15
unita misura: mq.

row-5ey3~kmfg~g8t4
type: hjnn-ya5d
row ID: row-5ey3~kmfg~g8t4
member: hjnn-ya5d
anno: 2015
descrizione: Realizzazione Orti Sociali presso la frazione Triulza
progettista: Arch. Paola Dansi - Arch. Vinicio Portioli
direttore lavori: Geom. Silvano Palazzina
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 60000
importo aggiudicato: 38509.11.00
data aggiudicazione: 10/02/2016
ditta aggiudicataria: Florovivaistica Brendolini Franco - Uggiate-Trevano (CO)
data inizio lavori: 04/04/2016
variante 1 importo: 7649.06.00
data collaudo: 14/07/2016
costo finale lavori: 46158.17.00
spese: 5900.04.00
totale complessivo: 52058.21.00
tempo previsto: 40
tempo effettivo: 51
costo totale unitario: 36.04.00
unita misura: mq.

row-i82t-xfds-aeyk
type: hjnn-ya5d
row ID: row-i82t-xfds-aeyk
member: hjnn-ya5d
anno: 2015
descrizione: Riqualificazione della Sala Conferenze e dei servizi del quartiere fieristico “G. Vezzulli” in viale Medaglie d’oro
progettista: Arch. Paola Dansi - Arch. Vinicio Portioli - Ing. Andrea Alloni
direttore lavori: Arch. Paola Dansi - Ing. Andrea Alloni
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 90000
importo aggiudicato: 46122.08.00
data aggiudicazione: 14/08/2015
ditta aggiudicataria: Di Virgilio Costruzioni S.r.l. - Milano
data inizio lavori: 15/09/2015
variante 1 importo: 2767.21.00
issued: 2015-06-11T00:00:00
data collaudo: 20/11/2015
costo finale lavori: 48889.29.00
spese: 19745.01.00
totale complessivo: 68633.9
tempo previsto: 77
tempo effettivo: 53
costo totale unitario: 280.00.00
unita misura: mq.

row-27r3 85s4 6iz3
type: hjnn-ya5d
row ID: row-27r3_85s4_6iz3
member: hjnn-ya5d
anno: 2015
descrizione: Adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola Materna ed Elementare S. Biagio – Rifacimento copertura
progettista: Arch. Paola Dansi - Geom. Silvano Palazzina - Ing. Arch. Ernesto Toselli
direttore lavori: Geom. Silvano Palazzina - Ing. Arch. Ernesto Toselli
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 320000
importo aggiudicato: 191337.54.00
data aggiudicazione: 03/07/2015
ditta aggiudicataria: Ciserani Emilio S.r.l. - Livraga (LO)
data inizio lavori: 08/07/2015
data collaudo: 23/11/2015
costo finale lavori: 191337.54.00
spese: 57828.14.00
totale complessivo: 249165.28.00
tempo previsto: 56
tempo effettivo: 55
costo totale unitario: 90.00.00
unita misura: mq.

row-4huq zybt zk9f
type: hjnn-ya5d
row ID: row-4huq_zybt_zk9f
member: hjnn-ya5d
anno: 2015
descrizione: Ristrutturazione Scuola Materna Garibaldi
progettista: Arch. Antonino Ceruti - Arch. Paola Dansi - A.T.P. Agnelli-Ariano-NECSI-Negri
direttore lavori: Arch. Antonino Ceruti - Ing. Giulio Agnelli
fonte finanziamento: Contributo Ministeriale
importo complessivo impegnato: 400000
importo aggiudicato: 239096.1
data aggiudicazione: 28/07/2015
ditta aggiudicataria: Casotti Antonio S.r.l. - Piacenza
data inizio lavori: 10/09/2015
variante 1 importo: 42705.04.00
data collaudo: 22/03/2017
costo finale lavori: 293873.16.00
spese: 105598.04.00
totale complessivo: 399470.4
tempo previsto: 395
tempo effettivo: 391
costo totale unitario: 709.12.00
unita misura: mq.

row-tvm8.9gxz.xtm6
type: hjnn-ya5d
row ID: row-tvm8.9gxz.xtm6
member: hjnn-ya5d
anno: 2015
descrizione: Manutenzione straordinaria Sala Granata e Sala Mostre – Palazzo Soave
progettista: Arch. Paola Dansi
direttore lavori: Arch. Antonino Ceruti
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 82687.23.00
importo aggiudicato: 52612.45.00
data aggiudicazione: 25/09/2015
ditta aggiudicataria: Edilprogetti di Pezzotti Fulvio & C. S.n.c. - Pavia
data inizio lavori: 26/11/2015
variante 1 importo: 10505.13.00
data collaudo: 16/06/2016
costo finale lavori: 63117.58.00
spese: 16724.54.00
totale complessivo: 79842.12.00
tempo previsto: 60
tempo effettivo: 59
costo totale unitario: 91.36.00
unita misura: mq.

row-6ik4-3pd5.x8jw
type: hjnn-ya5d
row ID: row-6ik4-3pd5.x8jw
member: hjnn-ya5d
anno: 2015
descrizione: Riqualificazione del giardino della Scuola Elementare A. V. Gentile
progettista: Arch. Paola Dansi
direttore lavori: Arch. Vinicio Portioli
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 185000
importo aggiudicato: 110799.57.00
data aggiudicazione: 31/08/2015
ditta aggiudicataria: Suardi S.r.l. - Malagnino (Cr)
data inizio lavori: 20/10/2015
data collaudo: 19/07/2016
costo finale lavori: 112969.37.00
spese: 29279.35.00
totale complessivo: 142248.32.00
tempo previsto: 60
tempo effettivo: 60
costo totale unitario: 56.16.00
unita misura: mq.

row-gvu3-pfa2.z2f4
type: hjnn-ya5d
row ID: row-gvu3-pfa2.z2f4
member: hjnn-ya5d
anno: 2014
descrizione: Costruzione di nuove tombe e loculi al cimitero cittadino Primo Lotto
progettista: Società Eurocostruire S.r.l. - Milano
direttore lavori: Esterno incaricato dal privato
fonte finanziamento: Capitale privato
importo complessivo impegnato: 1722207.06.00
importo aggiudicato: 1376653.31.00
data aggiudicazione: 16/03/2011
ditta aggiudicataria: Progetto: Società Eurocostruire S.r.l. - Milano Esecuzione: U. Cremascoli S.r.l. - Casalpusterlengo (LO)
data inizio lavori: 02/04/2013
issued: 2013-08-10T00:00:00
data collaudo: 10/10/2013
tempo previsto: 180
tempo effettivo: 180

row-i44q~n3e8~5jn2
type: hjnn-ya5d
row ID: row-i44q~n3e8~5jn2
member: hjnn-ya5d
anno: 2014
descrizione: Riqualificazione e adeguamento della palestra della Scuola Media Ognissanti (bonifica e rifacimento copertura in cemento amianto)
progettista: Arch. Antonino Ceruti
direttore lavori: Geom. Silvano Palazzina
fonte finanziamento: Contributo Ministeriale e Comune
importo complessivo impegnato: 110000
importo aggiudicato: 55191.44.00
data aggiudicazione: 10/02/2014
ditta aggiudicataria: Edil Rosa di Rosa Vincenzo - Terranova dei Passerini (LO)
data inizio lavori: 04/07/2014
variante 1 importo: 5743.09.00
data collaudo: 27/10/2014
costo finale lavori: 60934.53.00
spese: 18332.59.00
totale complessivo: 79267.12.00
tempo previsto: 30
tempo effettivo: 29
costo totale unitario: 82.15.00
unita misura: mq.

row-zpvj-2r8r y9pd
type: hjnn-ya5d
row ID: row-zpvj-2r8r_y9pd
member: hjnn-ya5d
anno: 2014
descrizione: Manutenzione straordinaria manti stradali - anno 2013
progettista: Geom. Silvano Palazzina
direttore lavori: Geom. Silvano Palazzina
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 230000
importo aggiudicato: 114464.37.00
data aggiudicazione: 21/10/2013
ditta aggiudicataria: Camanini S.r.l. - Santo Stefano Lodigiano (LO)
data inizio lavori: 11/04/2014
variante 1 importo: 22832.4
data collaudo: 01/12/2014
costo finale lavori: 137596.39.00
spese: 38237.08.00
totale complessivo: 175833.07.00
tempo previsto: 60
tempo effettivo: 25
costo totale unitario: 8.24
unita misura: mq.

row-fw58~cg5b-5sf8
type: hjnn-ya5d
row ID: row-fw58~cg5b-5sf8
member: hjnn-ya5d
anno: 2014
descrizione: Abbattimento barriere architettoniche al patrimonio pubblico comunale - viale Albino e viale Resistenza
progettista: Arch. Antonino Ceruti
direttore lavori: Geom. Silvano Palazzina
fonte finanziamento: Comune
importo complessivo impegnato: 137778
importo aggiudicato: 69306.26.00
data aggiudicazione: 22/02/2016
ditta aggiudicataria: Cesari S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)
data inizio lavori: 30/05/2016
variante 1 importo: 4647.36.00
data collaudo: 23/05/2017
costo finale lavori: 74504.22.00
spese: 13429.38.00
totale complessivo: 87933.2
tempo previsto: 60
tempo effettivo: 54
costo totale unitario: 40.05.00
unita misura: mq.